# 开发进度跟踪

## ✅ 已完成功能

### 1. 项目基础架构 ✅
- [x] 前后端项目结构搭建
- [x] Docker Compose 开发环境配置
- [x] 数据库连接配置（MySQL）
- [x] 端口配置（前端8038，后端8037）

### 2. 数据库模型 ✅
- [x] 用户表（User）
- [x] 工作流表（Workflow）
- [x] 智能体表（Agent）
- [x] 执行记录表（Execution）
- [x] 模型配置表（ModelConfig）

### 3. 用户认证系统 ✅
- [x] 用户注册API
- [x] 用户登录API（JWT）
- [x] 获取当前用户信息API
- [x] 密码加密（bcrypt）
- [x] JWT Token生成和验证

### 4. 工作流API ✅
- [x] 获取工作流列表
- [x] 创建工作流
- [x] 获取工作流详情
- [x] 更新工作流
- [x] 删除工作流
- [x] 执行工作流

### 5. 工作流执行引擎 ✅
- [x] DAG构建和拓扑排序
- [x] 节点执行器（支持start、input、llm、condition、transform、output、end）
- [x] 数据流管理（节点间数据传递）
- [x] Celery异步任务集成
- [x] 执行状态管理

### 6. 执行管理API ✅
- [x] 创建执行任务
- [x] 获取执行记录列表
- [x] 获取执行详情
- [x] 获取执行状态（Celery任务状态）

### 7. 前端基础功能 ✅
- [x] 登录/注册页面
- [x] 用户状态管理（Pinia）
- [x] 工作流状态管理（Pinia）
- [x] 路由配置和守卫
- [x] API请求封装和拦截器
- [x] 工作流列表页面

### 8. 可视化编辑器 ✅
- [x] Vue Flow集成
- [x] 节点工具箱（拖拽添加节点）
- [x] 节点配置面板
- [x] 工作流设计器页面
- [x] 节点类型：开始、输入、LLM、条件、转换、输出、结束

## 🚧 进行中

### 9. 核心节点实现
- [x] LLM节点真实调用（OpenAI集成）✅
- [x] 条件节点表达式解析 ✅
- [x] 数据转换节点完整实现 ✅

## 📋 待开发功能

### 第一阶段 MVP（剩余任务）
- [x] OpenAI模型真实集成 ✅
- [x] DeepSeek模型集成 ✅
- [x] 执行状态实时推送（WebSocket后端）✅
- [x] 执行结果展示页面 ✅
- [x] 执行状态实时推送（WebSocket前端集成）✅

### 第二阶段
- [x] 工作流验证功能 ✅
- [x] 工作流模板功能 ✅
- [x] 工作流导入导出功能 ✅
- [x] 执行历史优化（分页、筛选、搜索）✅
- [x] 工作流列表优化（搜索、筛选、排序）✅
- [x] 工作流运行功能（运行对话框、执行参数输入、跳转执行详情）✅
- [x] 工作流版本管理（版本保存、版本列表、版本回滚）✅
- [x] 执行日志和监控（日志记录、日志查询、监控指标）✅
- [x] 数据源管理（数据源模型、CRUD API、连接测试、数据查询）✅
- [x] 循环节点功能（循环节点实现、工作流引擎集成、前端配置）✅
- [x] Agent节点功能（Agent节点实现、工作流引擎集成、前端配置）✅
- [x] 错误处理和重试机制 ✅

### 第三阶段（第一阶段开发）
- [x] Agent管理功能（Agent CRUD API、Agent管理页面）✅
- [x] 数据源管理前端界面（数据源管理页面）✅
- [x] 模型配置管理（ModelConfig CRUD API、模型配置管理页面）✅

### 第四阶段（更多节点类型）
- [x] HTTP请求节点（GET/POST/PUT/DELETE、请求头配置、响应处理）✅
- [x] 数据库操作节点（SQL查询、数据插入/更新/删除）✅
- [x] 文件操作节点（文件读取、写入、上传/下载）✅

### 第五阶段（前端功能完善）
- [x] 节点删除功能优化（防止删除开始/结束节点）✅
- [x] 节点复制/粘贴功能（Ctrl+C/Ctrl+V、Delete删除）✅
- [x] 执行结果可视化（JSON树形展示、树形/JSON视图切换）✅
- [x] 执行日志实时查看界面（日志列表、筛选、自动刷新、统计信息）✅
- [x] 画布缩放和平移优化（鼠标滚轮缩放、拖拽平移、键盘快捷键、缩放控制）✅
- [x] 工作流保存提示优化（保存状态提示、自动保存、未保存提示、离开页面提示）✅
- [x] 执行性能分析图表（总执行时间、节点性能对比、节点类型统计、执行时间线）✅

### 第六阶段（更多节点类型）
- [x] 定时任务节点（固定延迟、秒/分钟/小时单位、延迟执行）✅
- [x] Webhook节点（发送Webhook请求、接收Webhook触发工作流）✅

### 第七阶段（功能增强）
- [x] 邮件节点（SMTP配置、发送邮件、支持HTML、附件）✅
- [x] 消息队列节点（RabbitMQ/Kafka集成、发送消息）✅
- [x] 工作流模板市场（模板分享、搜索、评分、收藏、前端界面）✅
- [x] 批量操作（批量执行、批量导出、批量删除）✅
- [x] 工作流协作（实时协作、冲突解决、多人编辑、WebSocket实时同步）✅
- [x] 权限管理（RBAC、角色管理、权限分配、工作流/Agent权限控制、API权限检查集成）✅

## 🔧 技术债务

- [x] 数据库迁移脚本（Alembic）✅
- [x] 单元测试（pytest框架、测试配置、核心功能测试）✅
- [x] API文档完善（OpenAPI配置、API描述、完整文档）✅
- [x] 错误处理优化 ✅
- [x] 前端组件优化和样式完善 ✅

## 📝 下一步计划（待开发功能）

### 第八阶段：监控和告警前端界面（中优先级）

#### 后端状态 ✅
- [x] 告警规则API（CRUD、启用/禁用）✅
- [x] 告警服务（检查告警、触发告警）✅
- [x] 告警日志API ✅

#### 前端待开发
- [ ] 系统监控面板
  - [ ] 系统资源监控（CPU、内存、磁盘）
  - [ ] 执行统计图表（成功率、执行时间、错误率）
  - [ ] 实时执行状态看板
- [ ] 告警规则管理页面
  - [ ] 告警规则列表
  - [ ] 告警规则创建/编辑表单
  - [ ] 告警规则启用/禁用
- [ ] 告警日志页面
  - [ ] 告警历史列表
  - [ ] 告警详情查看
  - [ ] 告警通知配置（邮件、Webhook等）

### 第九阶段：用户体验优化（中优先级）

- [ ] 工作流编辑器优化
  - [ ] 节点连接线样式优化（已完成左右连接支持）
  - [ ] 节点对齐和自动布局
  - [ ] 工作流模板快速应用
  - [ ] 节点搜索和筛选
- [ ] Agent使用体验优化
  - [ ] Agent快速测试功能
  - [ ] Agent使用统计和分析
  - [ ] Agent性能监控
- [ ] 移动端适配
  - [ ] 响应式布局优化
  - [ ] 移动端工作流查看（只读）
  - [ ] 移动端执行状态查看

### 第十阶段：高级功能（低优先级，按需开发）

#### 多租户支持
- [ ] 租户模型和API
- [ ] 租户隔离（数据隔离、资源隔离）
- [ ] 租户管理界面
- [ ] 资源配额管理

#### 插件系统
- [ ] 插件注册机制
- [ ] 自定义节点插件开发框架
- [ ] 插件市场（插件上传、下载、评分）
- [ ] 插件版本管理

#### 性能优化
- [ ] 工作流执行性能优化（并发执行、缓存）
- [ ] 前端性能优化（懒加载、虚拟滚动）
- [ ] 数据库查询优化（索引、查询优化）
- [ ] API响应时间优化

### 第十一阶段：部署和运维（生产环境准备）

#### 生产环境配置
- [ ] 生产环境Docker配置优化
  - [ ] Docker Compose生产配置
  - [ ] 多环境配置管理（dev/staging/prod）
  - [ ] 配置文件加密
- [ ] Kubernetes部署配置
  - [ ] K8s部署清单（Deployment、Service、Ingress）
  - [ ] 水平扩展配置
  - [ ] 健康检查和就绪探针
- [ ] 环境变量管理
  - [ ] 敏感信息管理（密钥管理）
  - [ ] 配置中心集成

#### 监控和日志
- [ ] Prometheus指标收集
  - [ ] 业务指标（执行数、成功率、耗时）
  - [ ] 系统指标（CPU、内存、网络）
- [ ] Grafana仪表板
  - [ ] 系统监控仪表板
  - [ ] 业务监控仪表板
- [ ] 日志聚合
  - [ ] ELK Stack集成
  - [ ] 日志查询和分析
- [ ] 错误追踪
  - [ ] Sentry集成
  - [ ] 错误告警和通知

#### CI/CD
- [ ] GitHub Actions配置
  - [ ] 自动化测试流程
  - [ ] 自动化构建流程
  - [ ] 自动化部署流程
- [ ] 代码质量检查
  - [ ] Linter配置（ESLint、Pylint）
  - [ ] 代码覆盖率检查
  - [ ] 安全扫描

### 第十二阶段：文档和测试完善

- [ ] 用户文档
  - [ ] 用户使用手册
  - [ ] 视频教程
  - [ ] 常见问题FAQ
- [ ] 开发者文档
  - [ ] API文档完善
  - [ ] 架构设计文档
  - [ ] 插件开发指南
- [ ] 测试覆盖
  - [ ] 单元测试覆盖率提升（目标80%+）
  - [ ] 集成测试完善
  - [ ] E2E测试（Playwright/Cypress）

## 🎯 当前状态

- **后端服务**: ✅ 运行正常（http://localhost:8037）
- **前端服务**: ✅ 运行正常（http://localhost:8038）
- **数据库**: ✅ 已配置（腾讯云MySQL）
- **Redis**: ✅ 运行正常
- **Celery**: ✅ 运行正常

## 📊 完成度

- **第一阶段MVP**: 100% ✅
- **第二阶段核心功能**: 100% ✅
- **第三阶段核心功能**: 100% ✅
- **第四-七阶段功能**: 100% ✅
- **整体项目**: 约 85-90%
  - 核心功能：100% ✅
  - 监控告警前端：0% ⚠️
  - 用户体验优化：60% 🚧
  - 高级功能（多租户、插件）：0% ⚠️
  - 部署运维：30% 🚧

## ✅ 最新测试结果

- **DeepSeek集成测试**: ✅ 全部通过 (5/5)
  - 直接API调用 ✅
  - LLM服务接口 ✅
  - DeepSeek Coder模型 ✅
  - 工作流引擎集成 ✅
  - Prompt模板变量替换 ✅

## 🎉 已实现的核心功能

1. **完整的用户认证系统** - 注册、登录、JWT认证
2. **工作流CRUD** - 创建、读取、更新、删除工作流
3. **工作流执行引擎** - DAG构建、拓扑排序、节点执行
4. **可视化编辑器** - 拖拽节点、连线、配置面板
5. **异步任务处理** - Celery集成，支持长时间运行的任务

## 🎯 当前优先级建议

### 高优先级（建议优先开发）

1. **监控和告警前端界面** ⭐⭐⭐
   - 系统监控面板
   - 告警规则管理页面
   - 告警日志查看
   - **预计工作量**: 1-2周

2. **用户体验优化** ⭐⭐
   - 工作流编辑器优化（节点对齐、自动布局）
   - Agent使用体验优化
   - **预计工作量**: 1-2周

### 中优先级（按需开发）

3. **性能优化** ⭐⭐
   - 工作流执行性能优化
   - 前端性能优化
   - **预计工作量**: 1-2周

4. **生产环境部署配置** ⭐⭐
   - Docker/K8s配置
   - 监控和日志集成
   - **预计工作量**: 2-3周

### 低优先级（长期规划）

5. **多租户支持** ⭐
   - 适用于SaaS场景
   - **预计工作量**: 3-4周

6. **插件系统** ⭐
   - 扩展性增强
   - **预计工作量**: 4-6周

## 📈 近期开发建议

**接下来1-2个月的重点**：
1. 完成监控和告警前端界面（让系统可观测）
2. 优化用户体验（提升使用体验）
3. 完善生产环境部署配置（准备上线）

**长期规划**（3-6个月）：
1. 多租户支持（如需要SaaS模式）
2. 插件系统（增强扩展性）
3. 性能优化（支持更大规模）

---

**最后更新**: 2026-01-20
